<sect2
><title/>
<para
>En el gràfic de realització de la tasca, podem analitzar en profunditat cada subtasca o tasca amb els mateixos índexs que per a la vista Realització del projecte. </para>
<para
>Això és realment útil en un projecte llarg i complicat. </para>
<para
>A la finestra esquerra, podreu triar cada subtasca individual i una tasca completa, després a la finestra dreta apareixerà en el gràfic corresponent. </para>
<para>
  <screenshot>
    <screeninfo
></screeninfo>
    <mediaobject>
      <imageobject>
        <imagedata fileref="plan_tasks_perf_chart.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject>
        <phrase
></phrase>
      </textobject>
    </mediaobject>
  </screenshot>
</para>
<para
>On: </para>
<itemizedlist>
  <listitem
><para
>BCWS vol dir el cost pressupostat de la feina planificada,</para
></listitem>
  <listitem
><para
>BCWP vol dir el cost pressupostat de la feina realitzada,</para
></listitem>
  <listitem
><para
>ACWP vol dir el cost real de la feina realitzada.</para
></listitem>
</itemizedlist>
<para
>Tots aquests són considerats com a esforç en hores i costos. </para>
<para
>PI són els índexs de realització, on: </para>
<itemizedlist>
  <listitem
><para
>CPI és l'índex de rendiment del cost,</para
></listitem>
  <listitem
><para
>SPI és l'índex de realització de la planificació.</para
></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
