<sect2
><title/>
<para
>Característiques incloses: </para>
<itemizedlist>
  <listitem
><para
>Gestió de les tasques utilitzant l'<link linkend="task-editor"
>Editor de tasques</link
>&nbsp;<itemizedlist>
        <listitem
><para
>Estructura de descomposició dels treballs amb codis WBS configurables</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Tasques, tasques de resum i fites</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Diferents tipus de restriccions de temps</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Diferents tipus de dependències.</para
></listitem>
      </itemizedlist>
      </para
></listitem>
  <listitem
><para
>Gestió de recursos utilitzant l'<link linkend="resource-editor"
>Editor de recursos</link
>&nbsp;<itemizedlist>
        <listitem
><para
>Estructura de descomposició dels recursos</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Tipus de recursos de treball i materials</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Adjudicació de recursos a nivell grupal</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Equips de recursos</para
></listitem>
      </itemizedlist>
      </para
></listitem>
  <listitem
><para
>Definició del temps de treball i vacances amb l'<link linkend="work-and-vacation-editor"
>Editor del treball i vacances</link
>&nbsp;</para
></listitem>
  <listitem
><para
>Gestió dels costos utilitzant l'<link linkend="cost-breakdown-structure-editor"
>Editor de l'estructura de descomposició del cost</link
>&nbsp;</para
></listitem>
  <listitem
><para
>Gestió del valor guanyat</para
></listitem>
  <listitem
><para
>Planificació de projectes utilitzant l'<link linkend="schedules-editor"
>Editor de les planificacions</link
>&nbsp;<itemizedlist>
        <listitem
><para
>Planificació cap endavant des del temps de començament o cap enrere des del temps de finalització</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Permetre o evitar la sobreutilització dels recursos</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Distribució PERT amb estimacions optimistes, pessimistes i més probables</para
></listitem>
        <listitem
><para
>Múltiples planificacions amb la possibilitat de planificar des de la informació sobre el progrés actual</para
></listitem>
      </itemizedlist>
      </para
></listitem>
  <listitem
><para
>Seguiment de la tasca utilitzant la <link linkend="task-execution-view"
>vista Execució de la tasca</link
> o la <link linkend="task-status-view"
>vista Estat de la tasca</link
>&nbsp;</para
></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
